# staged-fallidos-go — purga 2026-07-05

Triage de la cola `incoming-go` que giraba en falso (40/52 fallaban por ciclo, ~8h).
Causa mayor de los "fallo (ver log)" genéricos: ENOSPC — los giants vendoreando en
paralelo llevaban el disco del VPS a 96–97% (baseline ~90% por modcache acumulado);
tras la purga de caches el baseline volvió a 75% y los sanos avanzan.

## Misimports (proyecto equivocado, NO reintroducir sin re-vetear)
- `gf` — pide libx11 ⇒ es el frontend de GDB, no el wrapper de grep (tomnomnom/gf)
- `httpstat` — pide setuptools ⇒ es el de Python
- `mc` — pide unzip ⇒ Midnight Commander, no minio-client
- `polaris` — cargo vendor ⇒ es el music-server en Rust, no el de Fairwinds
- `jc` — sin main Go ⇒ es la herramienta Python
- `dbgate` — tarball raro (Electron app)
- `jsonnet` — pide jekyll ⇒ el C++ de google, no go-jsonnet

## Frontera CGO (libs C externas: gpgme/tree-sitter/oto)
- `skopeo`, `operator-sdk` — gpgme (build constraints excluyen los fuentes)
- `vale` — go-tree-sitter
- `gtt` — oto (audio)
- `gross` — proyecto C con c-ares, ni siquiera es Go

## go:embed de assets generados (necesitan node/manifiestos pre-build)
- `fluxcd` — cmd/flux/manifests.embed.go: manifests/*.yaml no existen sin generación
- `frp` — web/frpc/embed.go: falta dist del frontend
- `forgejo` — dep nodejs (frontend)
- `woodpecker` — dep go-swag + frontend
- `kubetail` — dashboard web multimódulo

## Multimódulo / make hostil
- `etcd` — make + módulos anidados + git ls-remote en build (red)
- `gitlab-runner` — necesita $srcdir/tags.json de Alpine + GO111MODULE=auto

## Otros
- `assetfinder` — sin go.mod (era GOPATH) ⇒ el vendor no aplica
- `gotop` — go.mod lang 1.16 < unsafe.Slice (1.17), ya diferido antes
- `wuzz` — deps muertas (go mod download falla)
- `tilt` — go mod vendor falla en module-auth (checksum)
- `syncthing` — build constraints excluyen todos los fuentes en /src

Los patches de gross/gitlab-runner/woodpecker viajan acá con sus recetas.

## Post-review del finde (2026-07-05)
- `flux` — misimport TOTAL: repo deniskropp/flux (DirectFB, 2013), no fluxcd; el gate
  lo cazó porque sella `fluxcomp`. El fluxcd real está arriba (frontera embed).
- `kics`/`terrascan` quedan en tandas/needs-review-weekend/ (proyectos reales, duros:
  kics = main en cmd/console + queries embebidas; terrascan = panic proto duplicado
  gnostic vs gnostic-models).
- `dolt` (2026-07-05, post-fix subdir): cgo tira de ICU (unicode/uregex.h vía
  dolthub/go-icu-regex) = CGO contra lib C EXTERNA, no bundled ⇒ frontera; necesita
  receta icu4c en el sandbox.
- `aws-vault` (2026-07-05): el onepassword-sdk-go vendoreado exige CGO (error
  deliberado en client_builder_no_cgo.go) ⇒ frontera CGO.
- `minikube` (2026-07-05): pkg/drivers/kvm importa libvirt.org/go/libvirt (CGO
  contra libvirt del sistema; nix lo buildea con buildInputs libvirt) ⇒ frontera
  CGO-lib-externa.
- `werf` (2026-07-05): vendorea containers/image con mechanism_gpgme (CGO gpgme, misma frontera que skopeo).
- `puredns` (2026-07-05): go.mod declara `go 1.16` pero vendorea x/sys que exige unsafe.Slice (1.17) — misma clase que gotop.
